Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra các dự án bệnh viện: Khẩn trương hoàn thiện đưa vào khai thác các công trình trong năm 2018

Sáng nay (21/8), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn, kiểm tra thực tế về tiến độ xây dựng công trình Bệnh viện Y dược học cổ truyền và Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 700 giường. Tham gia đoàn có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo tại hiện truờng công trình Bệnh viện Y duợc học cổ truyền
Tính đến hết ngày 21/8, hai dự án Bệnh viện Y dược học cổ truyền và Bệnh viện Đa khoa tỉnh quy mô 700 giường (do Sở Y tế làm chủ đầu tư) còn nhiều hạng mục dở dang gồm: đường vào, cổng, tường rào (Bệnh viện Y dược học cổ truyền); đấu nối điện khu tái định cư, hệ thống sân, vườn cây tiểu cảnh, khắc phục những khiếm khuyết một số hạng mục…(Bệnh viện Đa khoa 700 giường); việc xử lý những tồn tại công tác giải phóng mặt bằng của cả hai dự án chưa dứt điểm, rất chậm so với kế hoạch và yêu cầu của UBND tỉnh. Ngoài ra, việc hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh thiết kế hạng mục phát sinh của hai dự án để trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định, quyết định phê duyệt; công tác nghiệm thu hạng mục đã hoàn thành… rất chậm. Chủ đầu tư cam kết chuyển Bệnh viện Y dược học cổ truyền tỉnh xong trong tháng 9 tới và đưa một số hạng mục của Bệnh viện Đa khoa 700 giường vào hoạt động trong năm 2018.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch chi tiết, cam kết về thời gian hoàn thiện các hạng mục, công việc để khẩn trương đưa 2 công trình đi vào khai thác trong năm 2018. Trong đó, tập trung xây dựng kế hoạch chi tiết hoàn thành các phần việc còn tồn tại về thi công xây lắp, hoàn thiện sân vườn hoa trong khuôn viên bệnh viện, những hạng mục nào đã hoàn thành phải hoàn thiện hồ sơ để làm thủ tục nghiệm thu ngay; ngoài ra cần xây dựng kế hoạch chi tiết về thời gian thực hiện xong công tác giải phóng mặt bằng, mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, phương án di chuyển sang bệnh viện mới…Kế hoạch này giao đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lý Vinh Quang xem xét phê duyệt và giám sát tổ chức thực hiện.

Nếu các nội dung trong kết luận không được thực hiện đúng theo tiến độ đã cam kết; chủ đầu tư, các đơn vị liên quan sẽ chịu hình thức kỷ luật trước đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây