Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi kiểm tra

Hôm nay (14/3), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế dự án đường phi thuế quan giai đoạn 1 và đường xuất nhập khẩu đấu nối cửa khẩu Tân Thanh với khu kiểm soát Khả Phong, Trung Quốc. Tham gia đoàn kiểm tra có đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn.
v
Đây là hai dự án hạ tầng giao thông quan trọng hỗ trợ xuất nhập khẩu và phát triển kinh tế khu vực biên giới thuộc huyện Văn Lãng, UBND tỉnh chỉ đạo phải hoàn thành trong năm 2018. Tính đến nay, công tác triển khai thi công dự án đường phi thuế quan giai đoạn 1 đã hoàn thành 80% khối lượng; dự án đường xuất nhập khẩu đấu nối cửa khẩu Tân Thanh với khu kiểm soát Khả Phong, Trung Quốc mới thực hiện đạt 10% kế hoạch.

Hiện dự án khu phi thuế quan giai đoạn 1 đang vướng 1,7 ha mặt bằng khu vực quy hoạch đất đắp phục vụ san nền. Tại dự án đường xuất nhập khẩu đấu nối cửa khẩu  Tân Thanh với khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), công tác giải phóng mặt bằng còn vướng khoảng 1 km trong hơn 4,7 km toàn tuyến chưa bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là hai dự án hạ tầng giao thông quan trọng khu vực cửa khẩu địa bàn huyện Văn Lãng góp phần thúc đẩy hoạt động giao thương phát triển kinh tế khu vực biên giới. Do vậy, để đáp ứng yêu cầu tiến độ theo đúng kế hoạch, đối với những vướng mắc về giải phóng mặt bằng, huyện Văn Lãng phải xử lý xong trong tháng 4/2018. Về tiến độ xây lắp, công trình đường giao thông khu phi thuế quan giai đoạn 1 phải hoàn thành trong tháng 6/2018, đối với phần 14 ha đất mặt bằng làm điểm trung chuyển hàng hóa, trong tháng 9/2018 phải hoàn thành theo kế hoạch.

Về công trình đường xuất nhập khẩu đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh với khu kiểm soát Khả Phong, Trung Quốc; để đáp ứng được tiến độ, chủ đầu tư và nhà thầu cần tăng cường các mũi thi công, phấn đấu hoàn thành trong năm 2018. Chủ đầu tư và các nhà thầu phải xây dựng kế hoạch tiến độ chi tiết dưới sự giám sát chặt chẽ của các đơn vị liên quan. Ngoài ra, chủ đầu tư và nhà thầu cần phát động phong trào thi đua tăng tốc, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thi công công trình để về đích theo cam kết với tỉnh.

Nguồn tin: baolangson.vn