Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Họp Ban chỉ đạo thực hiện dự án Khu Trung chuyển hàng hóa: Tập trung đẩy nhanh tiến độ

Chiều nay (10/7), Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Dự án Khu Trung chuyển hàng hóa thuộc Khu Kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn họp xem xét tiến độ thực hiện dự án. Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ chủ trì cuộc họp.
Theo báo cáo, đến nay, các thành viên BCĐ đã nghiêm túc và chủ động thực hiện các nhiệm vụ được giao với tinh thần tạo điều kiện thuận lợi tối đa để nhà đầu tư triển khai các thủ tục nhằm sớm khởi công dự án. Trong đó, các thành viên BCĐ đã cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến rà phá bom mìn, khoan khảo sát địa chất, đo vẽ bản đồ; hướng dẫn nhà đầu tư ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư; phối hợp nhà đầu tư xác định ranh giới, mốc giới trên thực địa phần diện tích giải phóng mặt bằng để giao cho nhà đầu tư quản lý… Nhà đầu tư cũng đã phối hợp với các sở, ngành; xem xét lựa chọn được đơn vị tư vấn để thực hiện dự án…

Qua đánh giá thì tiến độ triển khai dự án chậm, nhà đầu tư hầu như chưa triển khai các công việc cần thiết chuẩn bị cho lễ khởi công, động thổ tại khu đất đã bàn giao. Do vậy, các đại biểu dự họp đã thảo luận các nội dung liên quan để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án như: việc ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư; thành lập cơ quan đại diện thực hiện dự án…

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ  rõ: Đến nay, việc thực hiện dự án còn chậm, một số nội dung còn chưa triển khai; việc ký quỹ thực hiện dự án, trình tự thủ tục, kế hoạch, lộ trình, công tác tham mưu của bộ phận chuyên môn còn chậm; nhà đầu tư chưa thống nhất trong quy hoạch chi tiết… Do vậy, thời gian tới, Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng - Lạng Sơn hoàn thiện báo cáo tiến độ thực hiện dự án trình UBND tỉnh. Đồng thời, nhà đầu tư cần tập trung hoàn thiện thủ tục pháp lý, trong đó hoàn chỉnh quy hoạch tổng thể và các thủ tục khác; khẩn trương thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án; tích cực phối hợp với các sở, ngành và huyện Cao Lộc hoàn thiện các thủ tục để khởi công dự án; hằng tháng báo cáo tiến độ thực hiện về BCĐ tỉnh. Cùng đó, huyện Cao Lộc thành lập ngay hội đồng đền bù, giải phóng mặt bằng dự án. Đồng thời thông báo đến 2 xã Thụy Hùng, Phú Xá (ảnh hưởng bởi dự án) tuyên truyền cho nhân dân hiểu, nắm về chủ trương thực hiện dự án. Các sở, ngành phối hợp với huyện Cao Lộc thực hiện các nội dung liên quan đến môi trường, giá đất bồi thường giải phóng mặt bằng dự án; nhà đầu tư phối hợp UBND huyện Cao Lộc xác định khu tái định cư của dự án…


Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây