Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm

Sáng nay (5/1), Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn tổ chức họp kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án trọng điểm năm 2016, xác định các dự án trọng điểm và cơ chế điều hành năm 2017. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Đồng chí Lý Vinh Quang phát biểu tại cuộc họp
Năm 2016, với cơ chế điều hành quyết liệt, sát sao của UBND tỉnh và các sở, ngành, chủ đầu tư các dự án trọng điểm đã đạt được kết quả đáng ghi nhận, nhiều công trình được đẩy nhanh tiến độ, những vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng được tháo gỡ kịp thời. Một số dự án hoàn thành đưa vào khai thác phát huy hiệu quả như dự án cầu 17-10, các công trình khu vực cửa khẩu Hữu Nghị. Bên cạnh đó vẫn còn dự án thi công chậm tiến độ như công trình đường Hữu Nghị-Bảo Lâm; công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn 2.

Phát biểu chỉ đạo đối với từng dự án trọng điểm năm 2016, thực hiện chuyển tiếp trong năm 2017, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đối với dự án cầu 17-10, chủ đầu tư phải hoàn thành hệ thống điện chiếu sáng phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi trước tết Nguyên đán Đinh Dậu và bàn giao công trình trong 6 tháng đầu năm 2017; công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn 2 phải hoàn thành trong tháng 6/2017; các công trình khu tái định cư, dân cư Nam thành phố, bệnh viện đa khoa 700 giường; đường giao thông khu phi thuế quan, đường Hữu Nghị-Bảo Lâm tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công phấn đấu hoàn thành trong năm 2017.

Đối với danh mục các dự án trọng điểm trong năm 2017, dựa trên đề xuất của Sở Kế hoạch - Đầu tư, thảo luận của các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xác định 8 dự án trọng điểm năm 2017 gồm: cầu Kỳ Cùng; cải tạo trường Chu Văn An cũ; khu tái định cư dân cư Nam thành phố Lạng Sơn; đường xuất nhập khẩu cửa khẩu Tân Thanh kết nối với khu Khả Phong (Trung Quốc); đường phi thuế quan xã Tân Mỹ; dự án bồi thường mỏ than Na Dương; giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn và công trình thủy lợi Bản Lải.

 

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây