Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Kiểm tra dự án đường giao thông tới 4 xã huyện Tràng Định

Ngày 16/5/2013, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi kiểm tra thực tế và làm việc với chủ đầu tư, các nhà thầu về thực hiện dự án đường giao thông nông thôn tới trung tâm 4 xã vùng cao Khánh Long-Đoàn Kết-Cao Minh-Vĩnh Tiến.

Dự án đường tới trung tâm 4 xã được khởi công quý III/2012, toàn tuyến có tổng chiều dài trên 23km, công trình được triển khai xây dựng trên tuyến đường huyện 06-07-08. Tổng mức đầu tư dự án trên 300 tỷ đồng. Đến nay, công trình đã thực hiện cơ bản xong công tác giải phóng mặt bằng, về thi công xây lắp, các nhà thầu đã mở nền đường được khoảng 12/24km và xây dựng một số công trình cầu, ngầm tại các vị trí trọng yếu phục vụ bảo đảm an toàn giao thông. Giá trị khối lượng thực hiện ước đạt khoảng 20% so với kế hoạch.

Sau khi nghe các thành viên trong đoàn thảo luận, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ghi nhận sự cố gắng của các đơn vị tham gia thực hiện dự án, đồng thời đề nghị trong thời gian tới, chủ đầu tư, các nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ, trong đó ưu tiên xây dựng các công trình như cầu, ngầm bảo đảm an toàn giao thông, tạo điều kiện cho bà con đi lại thuận lợi. Đặc biệt là mũi thi công trên tuyến đường huyện 07 có khối lượng thực hiện xây lắp đạt thấp so với kế hoạch, nhà thầu thi công cần  tập trung nguồn lực, máy móc, phương tiện đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, chủ đầu tư tiếp tục xây dựng kế hoạch tiến độ trong từng tháng gắn với công tác quản lý chất lượng công trình. Đối với kiến nghị của UBND huyện Tràng Định về bổ sung khối lượng xây lắp trên tuyến đường huyện 06 vào UBND xã Vĩnh Tiến, đồng chí Phó Chủ tịch yêu cầu UBND huyện phối hợp với chủ đầu tư hoàn thiện thủ tục và báo cáo UBND tỉnh ngay trong tháng 5 để xem xét quyết định.

Nguồn tin: theo baolangson

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây