Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Lãnh đạo tỉnh kiểm tra dự án khu đô thị Phú lộc I-II thành phố Lạng Sơn

Ngày 20/3/2015, đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án khu đô thị Phú lộc I-II tại phường Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn.
Bà Tô Thị Hòa Bình ( người áo đen bên phải) Giám đốc Công ty báo cáo với đoàn công tác kết quả triển khai các hạng mục bên sơ đồ quy hoạch khu đô thị
Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương thực hiện đầu tư từ năm 2004 có diện tích sử dụng đất gần 30ha (khu đô thị Phú lộc I 14ha; Phú lộc II 10 ha và đường 37 m là gần 2,5ha). Sau hơn 10 năm triển khai, khu đô thị Phú lộc I đã giải phóng mặt bằng được 94%, khu Phú lộc II và đường 37m mới thực hiện được khoảng 40%. Khu đô thị Phú lộc I mặc dù diện tích đã giải phóng mặt bằng được khá lớn nhưng tiến độ thực hiện xây dựng hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu như điện, cấp thoát nước rất chậm và thiếu đồng bộ. Ngoài ra việc bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng cũng đạt rất thấp, mới bố trí tái định cư được 39 lô trên tổng số 177 lô cần phải bố trí.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án khu đô thị Phú lộc I, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Hoàng Dương tập trung phối hợp chặt chẽ với UBND thành phố Lạng Sơn đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng phần diện tích còn vướng mắc và hoàn thành toàn bộ hệ thống cơ sở hạ tầng thiết yếu tại khu đô thị Phú Lộc I trong năm 2015. Đặc biệt khẩn trương bố trí đất tái định cư cho các hộ bị ảnh hưởng để người dân sớm ổn định chỗ ở. Các sở ngành chức năng làm việc trực tiếp hướng dẫn nhà đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý của dự án theo đúng quy định hiện hành. Sở Xây dựng cần tăng cường quản lý tiến độ chất lượng các công trình cơ sở hạ tầng thiết yếu tại khu đô thị. Sở Xây dựng xây dựng báo cáo có hệ thống đối với toàn bộ khu đô thị Phú lộc I-II báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.

Nguồn tin: baolangson.vn