Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công trình đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định

Sáng nay (25/10), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tiến độ thực hiện dự án đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định.
Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn kiểm tra công trình đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định

Công trình đường đến trung tâm xã Tân Yên có chiều dài hơn 21,04 km, qua hai tỉnh: Bắc Kạn và Lạng Sơn (trong đó, đoạn qua địa bàn Lạng Sơn dài 18 km, đoạn qua Bắc Kạn dài 3,04 km).

Về thi công, hạng mục nền đường đạt 98%, móng đường cấp phối đá dăm được 9,5 km, đạt 45%, mặt đường bê tông thi công đạt 8,5/21,04 km, tương đương 40% kế hoạch.

Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn thành 98%, huyện Bình Gia đang tập trung xử lý 0,6 km qua trung tâm xã Hưng Đạo, phấn đấu hoàn thành trong tháng 11.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công

Về kế hoạch thi công, chủ đầu tư phấn đấu hoàn thành toàn bộ nền đường, cống ngang trong tháng 1/2019; thi công xong mặt đường bê tông xi măng toàn tuyến trong quý I/2019 và hoàn thành toàn bộ dự án trong quý II/2019.

Tại buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương các huyện đã phối hợp với chủ đầu tư, UBND các xã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân bị ảnh hưởng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng.

Tuy nhiên, về thi công xây lắp, trong quá trình triển khai còn để xảy ra những khiếm khuyết tại dự án như: một số đoạn tuyến đổ bê tông còn bị lở hàm ếch móng, hạng mục rãnh thoát nước một số đoạn thi công chưa hợp lý, ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn giám sát và nhà thầu khắc phục ngay nhằm bảo đảm chất lượng công trình và báo cáo UBND tỉnh về kết quả khắc phục.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu huyện Bình Gia khẩn trương hoàn thành giải phóng mặt bằng theo kế hoạch. Đối với thi công xây lắp, các nhà thầu cần tập trung nhân lực bù tiến độ bị chậm do điều kiện thời tiết không thuận lợi trong thời gian qua. Chủ đầu tư cần phối hợp với Sở Giao thông – Vận tải khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ pháp lý điều chỉnh dự án để trình tỉnh phê duyệt. Về kế hoạch vốn, UBND tỉnh chấp thuận cho vay từ Quỹ đầu tư phát triển của tỉnh 15 tỷ đồng để tạo thêm nguồn lực đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ngoài ra, chủ đầu tư cần rút kinh nghiệm trong quá trình quản lý dự án, nêu cao tinh thần trách nhiệm, thường xuyên bám sát hiện trường để công trình thi công đạt chất lượng theo thiết kế được duyệt.

Nguồn tin: baolangson

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây