Phiên họp thứ 12 Ban chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải

Ngày 14/6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT) chủ trì phiên họp thứ 12 của Ban Chỉ đạo.
Các đại biểu dự phiên họp tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tham dự phiên họp có đồng chí Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng các thành viên ban chỉ đạo; các ban quản lý dự án, nhà thầu. Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 48 địa phương có công trình dự án trọng điểm quốc gia trên cả nước.

Dự phiên họp, tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Lương Trọng Quỳnh Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo một số sở, ngành, của tỉnh.

Theo báo cáo của Bộ GTVT, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại phiên họp thứ 11, các bộ, ngành và địa phương đã nghiêm túc, chủ động, tích cực phối hợp triển khai thực hiện đáp ứng yều đối với 47 nhiệm vụ Thủ tướng giao. Kết quả cụ thể, đến nay, các địa phương đang tích cực triển khai 14 nhiệm vụ chưa đến hạn; đã hoàn thành 11 nhiệm vụ đúng thời hạn và thực hiện 22 nhiệm vụ thường xuyên đảm bảo chất lượng, tiến độ.

Về kết quả thực hiện các dự án, tính đến nay Ban chỉ đạo đang chỉ đạo điều hành 40/92 dự án thành phần các dự án đường bộ, đường sắt và hàng không đi qua địa phận 48 tỉnh, thành phố.

Đối với công tác thi công xây lắp, Bộ GTVT đang quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu tích cực triển khai dự án cao tốc Bắc - Nam phía Đông16 giai đoạn 2021 - 2025, Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, Chơn Thành - Đức Hòa, tiến độ cơ bản bám sát kế hoạch. Riêng dự án Cần Thơ - Cà Mau, Biên Hòa - Vũng Tàu, đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi - Bến Nhất, Gò Quao - Vĩnh Thuận tiến độ còn chậm so với kế hoạch. Tiến độ triển khai thi công tại các địa phương: thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Hưng Yên, Long An, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu, An Giang, Hà Giang, Đồng Tháp đạt yêu cầu; các tỉnh còn lại tiến độ chưa đạt yêu cầu do các vướng mắc về mặt bằng thi công cũng như nguồn vật liệu đắp...

Liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại tại Công điện số 54 ngày 28/5/2024, các địa phương đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tích cực triển khai để bàn giao mặt bằng thi công. Tuy nhiên, do diện tích còn lại phần lớn là đất ở nên việc triển khai còn khó khăn, vướng mắc, chưa đạt tiến độ đề ra, nhất là các địa phương như: Đồng Nai, Khánh Hòa, Đắk Lắk, Tuyên Quang, Quảng Bình, Quảng Trị, Đà Nẵng, Hưng Yên, Kiên Giang.

Về vật liệu, các dự án khu vực Bắc bộ và Trung bộ, nguồn cung cấp vật liệu đã cơ bản đáp ứng nhu cầu thi công. Các dự án khu vực phía Nam đã được Chính phủ, các bộ ngành, địa phương tập trung tháo gỡ có hiệu quả. Tuy nhiên, do nhu cầu vật liệu lớn, các dự án vẫn đang thiếu nguồn vật liệu phục vụ san lấp các công trình.

Đối với tỉnh Lạng Sơn, UBND tỉnh đang chỉ đạo quyết liệt các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc Cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng và tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh. UBND tỉnh cũng đã kiểm tra thực tế việc tổ chức thi công trên tuyến để chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà thầu thi công đại trà toàn tuyến.

Tại phiên họp, các đại biểu chủ yếu tập trung thảo luận, đề xuất các giải pháp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc liên quan đến xử lý tình trạng thiếu hụt vật liệu cát, đất đắp tại các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia phía Nam và di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi thực hiện các dự án...

Phát biểu kết luận tại phiên họp, Thủ tướng Chính phủ ghi nhận các bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan đã thực hiện tốt các kết luận tại phiên họp thứ 11.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức thực hiện của các cơ quan đơn vị, vẫn còn những tồn tại trong quá trình thực hiện các dự án. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các bộ ngành, địa phương tập trung giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi cộm trong thời gian tới. Cụ thể như: Bộ Công Thương chỉ đạo các đơn vị của ngành di dời các công trình điện cao thế trong phạm vi các dự án; Bộ Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn thiện dự thảo nghị định hướng dẫn liên quan đến thực hiện dự án đối tác công tư. Phó thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì làm việc với các tỉnh khu vực đồng bằng Sông Cửu Long để giải quyết dứt điểm về tình trạng thiếu hụt vật liệu xây dựng các dự án trước ngày 20/6. Bộ GTVT chuẩn bị các điều kiện để tổ chức phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm tăng tốc hoàn thành 3.000 km đường cao tốc; các đồng chí bí thư tỉnh ủy, chủ tịch UBND tỉnh và ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng các tỉnh tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm chỉ đạo quyết liệt sát sao để thúc đẩy giải phóng mặt bằng các dự án. UBND thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh khẩn trương đẩy nhanh các dự án đường sắt đô thị; các chủ đầu tư, địa phương bám sát hiện trường các dự án để chỉ đạo thi công các trình bảo đảm chất, lượng tiến độ...

Nguồn tin: baolangson.vn