Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Ban quản lý dự án 47 kiểm tra và giao ban quý I

Ngày 31/3/2011, tại hội trường Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng giao thông Lạng Sơn, đường Quang Trung thành phố Lạng Sơn, chủ đầu tư Ban quản lý dự án 47, thuộc Bộ Quốc phòng đã tổ chức giao ban các dự án đường tuần tra biên giới tỉnh Lạng Sơn-Cao Bằng quý I năm 2011 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm trong quý II.

Tham dự có Thiếu tướng Hoàng Kiền, Giám đốc Ban quản lý dự án 47; Thiếu tướng Dương Hiền, Phó tư lệnh Quân khu I; đại diện Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn; Bộ chỉ huy Biên phòng tỉnh; đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các nhà thầu thi công trên các tuyến.

 

Đại diện các đơn vị xây dựng đường tuần tra biên giới tham gia giao ban

Dự án các tuyến đường tuần tra biên giới khu vực tỉnh Lạng Sơn-Cao Bằng được triển khai từ năm 2007 gồm tuyến đường tuần tra mốc 59-54, mốc 54-44, dự án tuyến đường đồn Pò Mã, dự án mốc 62-59 Lạng Sơn và 2 dự án trên địa bàn tỉnh Cao Bằng.

Đến nay, dự án đường tuần tra biên giới mốc 59-54 địa bàn huyện Đình Lập đã cơ bản hoàn thành, chủ đầu tư Ban quản lý dự án 47 đang hoàn thiện các thủ tục để bàn giao cho tỉnh Lạng Sơn quản lý trong quý II năm 2011.

Còn lại các tuyến khác đang được các nhà thầu tổ chức thi công nền đường, móng đường và đổ bê tông mặt đường. Nhìn chung tiến độ thi công các gói thầu thuộc các tuyến trong quý I chậm so với kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, đồng chí Giám đốc Ban quản lý dự án 47 đã chỉ đạo, trong quý II tranh thủ thời tiết thuận lợi, các đơn vị trúng thầu cần tập trung đẩy nhanh tiến độ. Bên cạnh đó, các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát phải sâu sát hơn nữa trong việc xử lý những phát sinh trong quá trình triển khai thi công tại hiện trường.

Đối với các tuyến, gói thầu đã thi công xong phần bê tông mặt đường cần rà soát lại hệ thống tà luy dương và tà luy âm, lề đường, các hạng mục bảo đảm an toàn công trình nếu có khối lượng phát sinh, đơn vị tư vấn thiết kế phải có báo cáo Ban triển khai điều chỉnh ngay để đưa công trình vào sử dụng có hiệu quả, chất lượng.

Về triển khai các dự án mới, các đơn vị trúng thầu tư vấn khảo sát thiết kế triển khai nhiệm vụ bảo đảm tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Ngoài ra, cần bảo đảm an toàn trong quá trình thi công công trình và thực hiện nghiêm quy chế biên giới trong thực hiện các dự án.

Nguồn tin: baolangson.vn