Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Họp Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm tỉnh: Tập trung nguồn lực, đẩy nhanh tiến độ thi công

Sáng nay (22/6), Ban Chỉ đạo điều hành các dự án trọng điểm tỉnh họp đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các dự án trọng điểm 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ quý III và những tháng cuối năm 2018. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp.
Trong quý II, mặc dù gặp khó khăn về vốn nhưng với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, hầu hết các dự án trọng điểm của tỉnh đều có sự chuyển biến tích cực về công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tiến độ thi công… so với quý I/2018. Trong đó, một số đạt tiến độ khá như dự án đường phục vụ xuất nhập khẩu (XNK), đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh (Văn Lãng – Lạng Sơn – Việt Nam) với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc). Đến thời điểm này, công tác chi trả bồi thường hỗ trợ các hộ bị ảnh hưởng bởi dự án đạt 98,5% kế hoạch, diện tích đất đã chi trả đạt 99,2% kế hoạch. Việc xây lắp cũng được nhà thầu tập trung nhân lực, vật lực để thi công, do đó, giá trị thi công đạt 42% khối lượng, riêng phần nền đường, giá trị thi công đạt 92% khối lượng. Dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn được đánh giá cao về tiến độ thực hiện. Hiện việc xây lắp ở hạng mục cầu chính đã hoàn thành việc gia công cốt thép, đổ bê tông bệ và thân mố, hoàn thành lắp ghép khung bentley định hình để thi công đà giáo vòm, đồng thời cũng đã tiến hành thử tải hệ đà giáo vòm. Theo tính toán, giá trị thực hiện toàn dự án đạt hơn 46% kế hoạch, trong đó, hạng mục chính đạt gần 48% kế hoạch.

Các dự án trọng điểm còn lại: đường đến trung tâm các xã Xuân Dương, Ái Quốc, huyện Lộc Bình và xã Thái Bình, huyện Đình Lập; dự án đoạn Lũng Vài – Bản Pẻn, đường tỉnh 229 (Lũng Vài – Bình Độ – Tân Minh); dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn – Tiểu dự án tỉnh Lạng Sơn (ODA); dự án đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định (ODA); dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án đường cao tốc Lạng Sơn – Bắc Giang; dự án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án thủy lợi Bản Lải. Tình hình thực hiện các dự án này chủ yếu đang tập trung cho công tác kiểm đếm, bồi thường, GPMB, tính toán, triển khai khu tái định cư (đối với dự án có tái định cư). Riêng với 2 dự án làm đường đến trung tâm các xã, theo báo cáo của chủ đầu tư, chủ yếu là thi công nền mặt đường.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao sự vào cuộc của các thành viên trong Ban Chỉ đạo, cùng đó, các chủ đầu tư 8 dự án trọng điểm của năm đã khắc phục những hạn chế về tiến độ thi công được chỉ ra trong cuộc họp Ban Chỉ đạo trong quý I/2018.

Về thực hiện nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các thành viên Ban chỉ đạo, các chủ đầu tư, UBND các huyện, thành phố tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án theo đúng kế hoạch. Dự án đường phục vụ xuất nhập khẩu, đấu nối từ cửa khẩu Tân Thanh (Việt Nam) với Khu kiểm soát Khả Phong (Trung Quốc), chủ đầu tư phối hợp với địa phương xử lý dứt điểm những vướng mắc trong GPMB, dồn toàn lực đẩy nhanh tiến độ thi công để hoàn thành dự án trong năm nay. Đối với dự án Cầu Kỳ Cùng, chủ đầu tư tiếp tục theo sát việc thực hiện dự án, đôn đốc đơn vị tập trung thi công, phấn đấu đến 20/7/2018 sẽ thi công xong toàn bộ hệ thống mái vòm. Chính quyền thành phố cần tập trung cho khu tái định cư để các hộ dân di chuyển đến, qua đó giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công, phấn đấu đến hết tháng 8/2018 sẽ xong khu tái định cư. Đối với các dự án khác, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư, chính quyền các huyện: Lộc Bình, Đình Lập, Tràng Định tiếp tục xử lý những vấn đề còn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ theo đúng kế hoạch, yêu cầu đề ra.

Ngay sau cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và các thành viên Ban Chỉ đạo đã kiểm tra thực địa dự án cầu Kỳ Cùng, thành phố Lạng Sơn.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây