Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Kiểm điểm dự án trọng điểm tháng 5: Tập trung gỡ vốn cho các dự án trọng điểm

Ngày 24/5/2012, Ban chỉ đạo chương trình dự án trọng điểm tổ chức họp kiểm điểm tình hình thực hiện chương trình dự án trọng điểm tháng 5/2012, kế hoạch triển khai tháng 6 và quý III/2012. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi họp.


Lãnh đạo UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi họp

Đến hết tháng 5/2012, cơ bản 8 chương trình dự án trọng điểm được thực hiện theo đúng kế hoạch, công tác giải phóng mặt bằng có chuyển biến tích cực, giá trị khối lượng thực hiện các công trình đạt khá, nhiều công trình được đẩy nhanh tiến độ như dự án Trường Trung học phổ thông thành phố Lạng Sơn đạt 50% khối lượng theo hồ sơ trúng thầu, giá trị khối lượng ước đạt 15 tỷ đồng, dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh san ủi mặt bằng ước đạt 80% khối lượng, giải ngân đền bù giải phóng mặt bằng được trên 13 tỷ đồng, Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị giá trị khối lượng thực hiện ước đạt 25 tỷ đồng, đường Phố Vị-Hòa Sơn-Hòa Lạc (Hữu Lũng) đã giải phóng mặt bằng sạch được khoảng 7km, nhà thầu đang tập trung thi công một số cầu lớn trên tuyến, dự án kè sông Kỳ Cùng giai đoạn III đang được chủ đầu tư tích cực phối hợp đẩy nhanh tiến độ đền bù giải phóng mặt bằng, dự án công viên bờ sông giai đoạn 2, chủ đầu tư và UBND thành phố Lạng Sơn đã tổ chức thẩm định và thông qua phương án bồi thường hỗ trợ cho 3 đơn vị là Trung tâm kỹ thuật hướng nghiệp tổng hợp tỉnh, khu tập thể Sở Giao thông vận tải và Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng công trình giao thông Lạng Sơn, dự kiến bàn giao mặt bằng và phá dỡ trong tháng 6/2012.

 Phát biểu kết luận tại buổi họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, đối với dự án chuyển tiếp, các chủ đầu tư tiếp tục chỉ đạo nhà thầu tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công công trình bảo đảm chất lượng. Về một số dự án chưa được ghi vốn kế hoạch năm 2012 hoặc được ghi vốn ít cho công tác chuẩn bị đầu tư từ đầu năm như dự án Trung tâm dịch vụ quốc tế cửa khẩu Hữu Nghị, nhà công vụ cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn 2 chủ đầu tư khẩn trương đăng ký vốn để tỉnh trình bổ sung vốn trong 6 tháng cuối năm tại kỳ họp HĐND tỉnh sắp tới.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây