UBND tỉnh kiểm điểm chương trình, dự án trọng điểm thường kỳ

Ngày 27/5/2011, Ban Chỉ đạo điều hành chương trình dự án trọng điểm UBND tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức kiểm điểm chương trình dự án trọng điểm và dự án cần tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tháng 5/2011 và triển khai nhiệm vụ tháng 6. Đồng chí Lý Vinh Quang, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc.

 

Các thành viên Ban Chỉ đạo phát biểu ý kiến

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, 5 chương trình dự án trọng điểm và các dự án cần đẩy nhanh tiến độ, trong tháng 5, tình hình triển khai, thực hiện xây lắp các dự án trọng điểm đều chậm tiến độ, một số dự án chưa được khởi công do công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Các dự án cần đẩy nhanh tiến độ như dự án Khu trung chuyển hàng hóa, tổ hợp khách sạn 5 sao và Trung tâm thương mại phía nam sông Kỳ Cùng, dự án Trung tâm bán sỉ và kho vận, dự án di dân trường bắn TB1 đều dở dang trong khâu giải phóng mặt bằng.

 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị, trong tháng 6, hai dự án trọng điểm trong khu vực cửa khẩu Hữu Nghị là dự án đường nội bộ và dự án tòa nhà xuất nhập cảnh dự án Bệnh viện đa khoa tỉnh, chủ đầu tư phối hợp với UBND huyện Cao Lộc lên phương án tổng thể và có biện pháp kiên quyết xử lý những tồn tại về GPMB, hoàn chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết 1/500, thực hiện nhanh xây dựng khu tái định cư nhằm đẩy nhanh tiến độ. Đối với dự án Công viên bờ sông Kỳ Cùng và đường Bà Triệu, các chủ đầu tư tiếp tục thực hiện theo kế hoạch. Riêng đối với công tác chuẩn bị đầu tư dự án công viên bờ sông Kỳ Cùng giai đoạn 2, cần triển khai nhanh và phải hoàn thành trong năm 2011 để tỉnh có kế hoạch ghi vốn đầu tư xây dựng trong thời gian tới...

Nguồn tin: baolangson.vn