Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm

Sáng nay (6/4), đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo các dự án trọng điểm năm 2021 chủ trì cuộc họp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng tháng 3 và đánh giá tiến độ dự án trọng điểm quý I/2021.
Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi làm việc

Năm 2021, UBND tỉnh xác định 21 dự án trọng điểm, gồm: 6 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước và 15 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước.

Các dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước gồm: cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B; dự án phát triển toàn diện các tỉnh: Đông Bắc Cao Bằng, Bắc Kạn, Hà Giang, Lạng Sơn; dự án thủy lợi Bản Lải; cao tốc Bắc Giang – Lạng Sơn, đoạn Chi Lăng – Hữu Nghị; cải tạo nâng cấp đường Cao Lộc – Ba Sơn; xây dựng tuyến đường liên xã từ trung tâm thị trấn Chi Lăng đến trung tâm xã Y Tịch, huyện Chi Lăng.

Trong đó có 2 dự án đang triển khai thi công khối lượng đạt khá; 3 dự án đang hoàn thiện hồ sơ pháp lý chuẩn bị khởi công mới; 1 dự án tạm ngừng triển khai.

Đối với 15 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách nhà nước, tiến độ rất chậm do còn vướng mắc về thủ tục đất đai và các chủ đầu tư chưa quyết tâm dồn lực thực hiện dự án trong quý I/2021.

Về công tác giải phóng mặt bằng, trong tháng 3, có 11/11 huyện, thành phố báo cáo công tác giải phóng mặt bằng đúng tiến độ. Qua rà soát của Sở Tài nguyên và Môi trường có 2/11 đơn vị phát sinh khó khăn vướng mắc là thành phố Lạng Sơn và huyện Lộc Bình.

Cụ thể: tại thành phố Lạng Sơn vướng mắc tại điểm tái định cư nút giao thông số 4 thuộc khu đô thị Phú Lộc IV; huyện Lộc Bình vướng mắc tại dự án thủy lợi Bản Lải liên quan đến di dời công trình điện sinh hoạt khu vực lòng hồ để lắp đặt cho các hộ thực hiện tái định cư phân tán.

Thảo luận về giải pháp thúc đẩy các dự án trọng điểm, đại diện các nhà đầu tư kiến nghị UBND các huyện, thành phố tập trung nhân lực và chỉ đạo quyết liệt hơn nữa đối với công tác đo đạc, kiểm đếm lập phương án bồi thường giải phóng mặt bằng.

Bên cạnh đó, các huyện, thành phố và các sở, ngành liên quan cần đẩy nhanh việc cập nhật bổ sung quy hoạch kế hoạch sử dụng đất đối với các dự án để làm căn cứ phê duyệt thúc đẩy triển khai dự án; hỗ trợ nhà đầu tư trong việc thực hiện điều chỉnh quy hoạch xây dựng chi tiết để dự án được thực hiện đúng quy định pháp luật…

Phát biểu kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Các huyện, thành phố khẩn trương hoàn thiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 – 2030 và cập nhật các dự án đầu tư vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để trình UBND tỉnh phê duyệt. Đối với những dự án sử dụng trên 10 ha đất lúa, các chủ đầu tư phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện thủ tục, tổng hợp hồ sơ báo cáo UBND tỉnh để có biện pháp tháo gỡ.

Về công tác giải phóng mặt bằng đối với 21 dự án trọng điểm, chủ đầu tư phối hợp với các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ theo từng tuần, từng tháng.

Về những vướng mắc tại điểm tái định cư khu đô thị Phú Lộc IV, đồng chí cơ bản đồng tình với phương án xử lý do Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất. Về di dời đường điện khu vực lòng hồ, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý với phương án di dời để lắp đặt bổ sung cho các điểm tái định cư phân tán của các hộ dân phải di chuyển ra khỏi lòng hồ, bảo đảm an toàn trong sinh hoạt, sản xuất cho nhân dân.

Để thực hiện có hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí yêu cầu các huyện, thành phố tăng cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, đặc biệt là giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng điểm.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây