Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Lãnh đạo HĐND tỉnh kiểm tra dự án nâng cấp Quốc lộ 4B đoạn Km 18 đến Km 80

Ngày 23/5, đồng chí Đinh Hữu Học, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng và tình hình triển khai thi công dự án nâng cấp đoạn Km 18 đến Km 80 quốc lộ 4B địa bàn huyện Lộc Bình và Đình Lập. Tham dự có lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường; lãnh đạo 2 huyện Lộc Bình, Đình Lập và đại diện chủ đầu tư.
Đại diện nhà thầu thi công báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về tổ chức sản xuất trên các đoạn tuyến đã có mặt bằng
Theo báo cáo của Sở Giao thông Vận tải (đơn vị được giao chủ đầu tư), dự án nâng cấp đoạn Km 18 đến Km 80 quốc lộ 4B  có tổng chiều dài tuyến hơn 62 km, tổng mức đầu tư gần 2.300 tỷ đồng, diện tích sử dụng đất thực hiện công trình khoảng 168 ha (diện tích phải thu hồi là 142,6ha).

Công trình có tổng 15 gói thầu, chủ đầu tư đã thực hiện xong lựa chọn 11/15 gói thầu, 2 gói thầu đang thực hiện đấu thầu và 2 gói thầu chưa thực hiện thủ tục đấu thầu. Trong đó gói thầu xây lắp số 7 và số 8 thi công toàn tuyến đã hoàn thành lựa chọn nhà thầu thi công và tổ chức triển khai xây lắp tại hiện trường từ đầu năm 2024.

Kết quả thực hiện xây lắp, tính đến cuối tháng 5/2024, các đơn vị trúng thầu đã thực hiện thi công 3/3 vị trí cầu và mở 4 mũi thi công nền, mặt đường thuộc huyện Lộc Bình. Tại huyện Đình Lập, các nhà thầu đang lập lán trại và tiếp nhận mặt bằng tổ chức thi công đối với 11 vị trí cầu và triển khai các mũi thi công nền mặt đường.

Tổng khối lượng thực hiện 2 gói thầu xây lắp đạt 41,5/1.609 tỷ đồng, tương đương 2,58% giá trị hợp đồng. Về công tác giải phóng mặt bằng, tính đến cuối tháng 5/2024, huyện Đình Lập và Lộc Bình đã bàn giao cho chủ đầu tư được 17,2/142,6 ha diện tích cần thu hồi, tương đương 12,08%.

Khối lượng giải ngân vốn cho công tác giải phóng mặt bằng tại hai huyện được 21/532 tỷ đồng đạt 3,9% kế hoạch vốn giao.

s
Lãnh đạo UBND huyện Đình Lập báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh về tiến độ giải phóng mặt bằng khu tái định cư phục vụ dự án.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo hai huyện đã báo cáo tình hình tổ chức triển khai giải phóng mặt bằng, đề xuất một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư trong thời gian tới như: tăng cường nhân lực phục vụ xác minh các thửa đất, phê duyệt phương án tạm thời để chi trả cho các hộ đồng thuận; đẩy mạnh tuyên truyền vận động tới các khu dân cư và các hộ bị ảnh hưởng bằng nhiều hình thức, phát động thi đua cao điểm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng…

Các nhà thầu thi công đề nghị các huyện khẩn trương bàn giao mặt bằng để các đơn vị tổ chức xây lắp các hạng mục, nhất là các vị trí xây dựng cầu trên tuyến. Cùng đó, cam kết huy động tối đa nguồn lực để tăng ca, tăng kíp trong tổ chức sản xuất.

Kết luận tại cuộc kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh biểu dương nỗ lực của các huyện, chủ đầu tư, các nhà thầu đã khẩn trương tổ chức triển khai dự án theo yêu cầu kế hoạch đề ra. Đặc biệt, đồng chí đánh giá cao công tác giải phóng mặt bằng và tổ chức thi công xây lắp của hai huyện và nhà thầu thi công; công tác phối hợp giữa chủ đầu tư, các nhà thầu và UBND các huyện trong việc đẩy mạnh vận động Nhân dân bàn giao mặt bằng để thi công xây lắp đạt kết quả tích cực trong những tháng đầu năm 2024.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị: UBND huyện Lộc Bình và Đình Lập dồn toàn lực đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng dự án. Trong đó, hai huyện tập trung cao độ thực hiện song song hai nhiệm vụ là: huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc đẩy mạnh tuyên truyền vận động đến nhân dân để tạo đồng thuận cao trong việc bàn giao mặt bằng trước để thi công các hạng mục và khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan đến quy trình thu hồi, bồi thường hỗ trợ tái định cư theo quy định pháp luật.

s
Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra vị trí xây dựng cầu vượt sông Kỳ Cùng thuộc địa bàn xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý trước hết các huyện khẩn trương giải phóng mặt bằng để tổ chức thi công các vị trí cầu cũng như xây dựng các tuyến đường công vụ nhằm bảo đảm giao thông thông suốt trong quá trình triển khai dự tán. Các nhà thầu khi tiếp nhận mặt bằng cần tập trung nhân lực, thiết bị mở nhiều mũi thi công, tăng ca, thêm kíp để dự án bảo đảm tiến độ đề ra và sớm phát huy hiệu quả nguồn vốn nhà nước ưu tiên cho dự án.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây