Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công trình đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định

Sáng nay (12/5), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc

Dự án đường đến trung tâm xã Tân Yên có quy mô 27,58 km bao gồm tuyến chính dài 21,05 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp 5 miền núi; nhánh rẽ vào UBND xã Tân Yên dài 6,54 km được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp B (nền đường rộng 4 m, mặt đường bê tông xi măng rộng 3 m). Tổng mức đầu tư dự án hơn 414 tỷ đồng, thời gian thực hiện dự án từ năm 2016 đến  2020.

Tính đến ngày 10/5/2020, tuyến chính đã thi công xong 100% kế hoạch, tuyến nhánh đã thi công xong nền đường, đang tập kết vật liệu thi công mặt đường bê tông xi măng.

Tuy nhiên, hiện nay, trên tuyến chính phát sinh hiện tượng sạt lở rất lớn với 24 vị trí với khối lượng sạt lở khoảng 100 nghìn mét khối. Các đơn vị thi công đang tập trung xử lý phần đất sạt lở bảo đảm an toàn giao thông cho người dân và các phương tiện trong khu vực.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh kiểm tra khu vực
đặt biểu tượng công trình hữu nghị Việt Nam-Ả rập Xê út.

Về bố trí vốn đầu tư, tính đến năm 2020, dự án đã được bố trí hơn 291 tỷ đồng gồm: nguồn vốn của quỹ Ả rập Xê út 218 tỷ đồng, vốn đối ứng ngân sách tỉnh bố trí 73,1 tỷ đồng; đã giải ngân 289 tỷ đồng.


Đại diện chủ đầu tư báo cáo đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch
Phụ trách UBND tỉnh về phương án đặt biển công trình chào mừng Đại hội Đảng
tại công trình đường đến trung tâm xã Tân Yên, huyện Tràng Định.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các sở, ngành, UBND các huyện Tràng Định, Bình Gia kiến nghị chủ đầu tư, các nhà thầu cần khẩn trương xử lý các vị trí sạt lở, tập trung vật liệu và có biện pháp thi công phù hợp để hoàn thành công trình.

Phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu khắc phục xong việc bảo đảm an toàn giao thông bước 1 tại các vị trí sạt lở trước ngày 20/5/2020.

Sở Giao thông – Vận tải cùng chủ đầu tư nghiên cứu biện pháp phù hợp chống sạt lở tại tất cả các vị trí để khơi thông thoát nước nhằm bảo đảm chất lượng công trình.

Về các công trình phụ trợ trên tuyến và khu vực khuôn viên vườn hoa đặt biểu tượng hữu nghị Việt Nam- Ả rập Xê út, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư rà soát, chỉnh sửa lại để đảm bảo mỹ thuật, kỹ thuật trước khi nghiệm thu, đưa vào sử dụng.

Về vị trí đặt biển công trình chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh, chủ đầu tư cần thiết kế, xác định đặt biển tại đầu đường đôi khu vực trung tâm xã Hưng Đạo.

Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện khẩn trương hoàn thiện thủ tục về thu hồi đất để xử lý khu vực sạt lở.

Về thời gian hoàn thành toàn bộ công trình, đồng chí yêu cầu đối với tuyến chính phải hoàn thiện tất cả các hạng mục trước ngày 30/6/2020, đối với nhánh rẽ vào xã Tân Yên phải hoàn thành trước ngày 15/8/2020.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây