Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra công trình giao thông tại huyện Bắc Sơn, Bình Gia

Ngày 2/3/2023, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tình hình triển khai dự án đường Tân Tri – Nghinh Tường, huyện Bắc Sơn và cải tạo nâng cấp đường Tân Văn – Hồng Thái – Bình La, huyện Bình Gia thuộc dự án Hạ tầng phát triển toàn diện các tỉnh Đông Bắc: Hà Giang, Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, tiểu dự án Lạng Sơn.
Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra các công trình giao thông tại huyện Bình Gia
Theo báo cáo của chủ đầu tư, công trình đường Tân Tri - Nghinh Tường nằm trên địa bàn xã Tân Tri, huyện Bắc Sơn có chiều dài 9,3 km, tổng mức đầu tư 117 tỷ đồng do Ban Quản lý Xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông (Sở Giao thông - Vận tải) làm chủ đầu tư. Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 6/2022, dự kiến hoàn thành trong tháng 7/2024.


Đại diện chủ đầu tư báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện công trình đường Tân Tri - Nghinh Tường xã Tân Tri huyện Bắc Sơn.

Về tình hình triển khai, đến nay UBND huyện Bắc Sơn đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư được 24,5 ha, đạt 100% khối lượng theo kế hoạch trong tháng 12/2022.

Công tác thi công xây lắp đến nay, đã thi công xong hạng mục mở nền thông tuyến giá trị khối lượng đạt được là 34,4 tỷ đồng/85,1 tỷ đồng, tương đương 40% giá trị theo hợp đồng. Tiến độ thi công, giải phóng mặt bằng thực hiện công trình đạt yêu cầu.


Đại diện nhà thầu thi công báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh về tình hình thi công tại dự án đường Tân Văn-Hồng Thái-Bình La huyện Bình Gia.

Đối với công trình cải tạo, nâng cấp đường Tân Văn – Hồng Thái – Bình La, huyện Bình Gia, công trình có chiều dài 10,7 km, tổng mức đầu tư 133,8 tỷ đồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng châu Á (ADB), thời gian khởi công hoàn thành trong giai đoạn 2018 - 2023, chủ đầu tư là Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Công trình được khởi công xây dựng thực tế tháng 8/2021, tính đến hết năm 2022, công tác giải phóng mặt bằng đã được UBND huyện Bình Gia thực hiện xong. Về tình hình triển khai xây lắp, tính đến cuối tháng 2/2023 các nhà thầu thi công mới đạt 50% giá trị theo hợp đồng, tiến độ thi công xây lắp đối với công trình rất chậm.

Thảo luận tại buổi kiểm tra, đại diện các sở, ngành liên quan đề nghị các chủ đầu tư, nhà thầu thực hiện dự án đường Tân Văn - Hồng Thái - Bình La rà soát khối lượng còn lại từ đó có kế hoạch chi tiết đẩy nhanh tiến độ. Song song với đó, chủ đầu tư tăng cường quản lý chất lượng công trình gắn với bảo đảm an toàn thi công và có phương án hoàn trả đối với tuyến đường bị xuống cấp do quá trình vận chuyển thiết bị, vật tư để triển khai dự án.


Đại diện chủ đầu tư báo cáo tình hình quản lý dự án, tiến độ chất lượng công trình đường Tân Văn-Hồng Thái-Bình La huyện Bình Gia.

Kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương công tác giải phóng mặt bằng của huyện Bắc Sơn và Bình Gia đã hoàn thành đạt và vượt kế hoạch đề ra. Đối với công tác thi công xây lắp tại công trình đường Tân Tri - Nghinh Tường, đồng chí đánh giá cao công tác tổ chức thi công của các nhà thầu. Đồng chí lưu ý các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung nhân lực vật lực, thiết bị đẩy nhanh thi công phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2023 nhằm sớm phát huy hiệu quả dự án.

Đối với công trình cải tạo nâng cấp đường Tân Văn - Hồng Thái - Bình La, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đây là công trình được người dân các xã nằm trong vùng dự án rất mong mỏi nhưng công tác thi công xây lắp còn chậm so với yêu cầu. Để thúc đẩy thi công dự án, nhà thầu thi công phải rà soát, xây dựng kế hoạch thi công chi tiết theo tuần, báo cáo chủ đầu tư để quản lý tiến độ, đảm bảo hoàn thành dự án trong tháng 6/2023. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư, nhà thầu phải quản lý tốt chất lượng công trình, bảo đảm công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn giao thông, an toàn lao động trên công trường.

Nguồn tin: baolangson.vn