Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra dự án đầu tư xây dựng tại các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn

Ngày 25/3, Tổ công tác số 4 của UBND tỉnh do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 làm trưởng đoàn kiểm tra, chỉ đạo giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, xử lý đối với các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn các huyện Tràng Định, Văn Lãng.
Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra dự án đầu tư xây dựng tại các huyện Tràng Định, Văn Lãng, Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, hiện nay, trên địa bàn huyện Tràng Định có 5 dự án (2 dự án đầu tư ngoài ngân sách, 3 dự án vốn đầu tư công), huyện Văn Lãng có 13 dự án đầu tư ngoài ngân sách có tiến độ thực hiện chậm, thậm chí có dự án rất chậm, kéo dài nhiều năm chưa hoàn thành.

s
Lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tràng Định phát biểu tại buổi kiểm tra.
s
Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường phát biểu tại buổi kiểm tra đối với huyện Tràng Định.

5 dự án trên địa bàn huyện Tràng Định gồm: dự án trồng rừng nguyên liệu sản xuất ván MDF trên địa bàn tỉnh; dự án đầu tư trồng rừng tại huyện Bình Gia và huyện Tràng Định; dự án sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ, thành lập bản mới giáp biên vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới, vùng có nguy cơ thiên tai cấp bách tại xã Tân Minh; dự án sắp xếp ổn định dân cư tại chỗ vùng đặc biệt khó khăn, vùng có nguy cơ thiên tai cấp bách tại xã Chí Minh; dự án đường giao thông nông thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám-Pàn Dào, Kéo Vèng, xã Kim Đồng.

s
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại huyện Tràng Định.

Các dự án trên địa bàn huyện Tràng Định chậm là do công tác chuẩn bị đầu tư còn chưa đảm bảo; giải pháp thiết kế một số hạng mục đã được phê duyệt chưa phù hợp với thực tế và thiếu hiệu quả đầu tư; công tác thực hiện trích đo chưa hoàn thành...

s
Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn xã Tân Minh, huyện Tràng Định.

13 dự án ngoài ngân sách trên địa bàn huyện Văn Lãng gồm: dự án Nhà máy sản xuất và lắp ráp ô tô Dragon; dự án Khách sạn Hữu Nghị 4 sao; dự án Mở rộng Trung tâm thương mại Sài Gòn-Tân Thanh tại cửa khẩu Tân Thanh; dự án Thủy điện Đèo Khách; dự án Xây dựng trụ sở văn phòng đại diện và giới thiệu sản phẩm, khu kinh doanh và dịch vụ; dự án Trung tâm thương mại tại cửa khẩu Tân Thanh (hay còn gọi là dự án Siêu thị Nhà Vàng); dự án Văn phòng giao dịch, cửa hàng mua bán và giới thiệu sản phẩm; dự án Xây dựng trụ sở giao dịch, văn phong trưng bày, giới thiệu sản phẩm và cung cấp dịch vụ, kinh doanh tổng hợp; dự án Xây dựng văn phòng, cửa hàng đại diện, cửa hàng giới thiệu sản phẩm; dự án Khai thác đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ Lũng Cùng, xã Hoàng Việt, huyện Văn Lãng; dự án khai thác mỏ cát, sỏi Tân Lang; dự án Xây dựng khu xử lý rác thải y tế tập trung bằng công nghệ đốt áp suất âm không khói tại địa bàn tỉnh Lạng Sơn; dự án Trung tâm thương mại Sài Gòn Tân Thanh.

s
Lãnh đạo UBND huyện Văn Lãng làm rõ một số nội dung liên quan đến triển khai các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện.

Các dự án trên địa bàn huyện Văn Lãng chậm do đang có sự chênh lệch giữa diện tích đất phê duyệt tại các đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng; nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện theo đúng nội dung phương án trúng đấu giá do chưa được bàn giao mặt bằng; nhà đầu tư chưa triển khai thực hiện theo đúng nội dung phương án được phê duyệt, chưa chủ động triển khai dự án; vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; có trường hợp nhà đầu tư tạm dừng kinh doanh...

s
Lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn phát biểu tại buổi kiểm tra tại huyện Văn Lãng.
s
Đại diện nhà đầu tư trên địa bàn huyện Văn Lãng phát biểu tại buổi kiểm tra.

Tại buổi kiểm tra, đại diện một số sở, ngành, UBND huyện Tràng Định, UBND huyện Văn Lãng cùng các đơn vị liên quan đã thảo luận, nêu rõ những nguyên nhân khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các dự án. Đồng thời đề xuất các giải pháp tháo gỡ như: khẩn trương hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định; tăng cường công tác giải phóng mặt bằng; thực hiện điều chỉnh dự án; tháo gỡ vướng mắc liên quan đến công tác quy hoạch...

s
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra tại huyện Văn Lãng.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Tiến độ thực hiện các dự án ở 2 huyện Tràng Định, Văn Lãng còn chậm, quá trình triển khai thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư một số dự án còn vướng mắc, chưa chặt chẽ, việc triển khai dự án chưa đúng một số nội dung chứng nhận đầu tư...

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND huyện Văn Lãng và Tràng Định cùng các đơn vị liên quan nhanh chóng triển khai các biện pháp cụ thể. Trong đó, UBND huyện Tràng Định cần rà soát lại tất cả các quy trình, các bước đầu tư để phối hợp với các sở, ngành liên quan bổ sung, hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với dự án đầu tư bằng nguồn vốn đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật trước ngày 15/4; giải phóng mặt bằng dứt điểm đối với dự án đường giao thông nông thôn Khuổi Vai, xã Đề Thám-Pàn Dào, Kéo Vèng, xã Kim Đồng, huyện Tràng Định trong tháng 4/2025...

Đối với các dự án trên địa bàn huyện Văn Lãng, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng-Lạng Sơn, UBND huyện Văn Lãng cùng các cơ quan liên quan tiếp tục rà soát, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các nhà đầu tư thực hiện các dự án; tiếp tục xử lý các vướng mắc liên quan đến quy hoạch, giải phóng mặt bằng; tăng cường quản lý đất đai, xây dựng cũng như một số vướng mắc khác của nhà đầu tư...

s
Đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.
s
Đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án trên địa bàn xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng.

Trong chương trình, đoàn công tác đã kiểm tra thực tế việc triển khai các dự án đầu tư xây dựng tại xã Tân Minh, huyện Tràng Định và xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng. 

Cùng ngày, Tổ công tác số 3 của UBND tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 3 làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.

s

s
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế tại dự án khu đô thị Nam Hoàng Đồng I thành phố Lạng Sơn.

Theo báo cáo, trên địa bàn huyện Cao Lộc và thành phố Lạng Sơn có 33 dự án thuộc diện tổ công tác số 3 thực hiện kiểm tra, rà soát tháo gỡ khó khăn. Trong đó địa bàn thành phố có 20 dự án gồm: 16 dự án sử dụng vốn ngoài ngân sách; 1 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư; 3 dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Huyện Cao Lộc có 13 dự án gồm 11 dự án đầu tư ngoài ngân sách; 1 dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư và 1 dự án đầu tư công.

s
Đại diện nhà đầu tư dự án khu đô thị thương mại, căn hộ và shophouse Diamond Park thành phố Lạng Sơn báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh tình hình thực hiện hạng mục nhà ở thương mại cao tầng.
s
Đại diện nhà đầu tư thực hiện dự án khách sạn sân golf Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn báo cáo đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác tình tình thực hiện dự án.

Trong 20 dự án đang triển khai trên địa bàn thành phố Lạng Sơn, có 11 dự án chậm tiến độ do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt ằng; 9 dự án đang tạm dừng triển khai do vướng mắc về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất và năng lực tài chính yếu kém.

Đối với huyện Cao Lộc, cả 13 dự án đều chậm tiến độ do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; thủ tục đầu tư; năng lực của nhà đầu tư yếu; nhiều thủ tục đầu tư chưa được nhà đầu tư thực hiện hoàn chỉnh…

s
Đại diện lãnh đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Cao Lộc báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch và đoàn công tác về tình hình giải phóng mặt bằng dự án khu đô thị hành chính Đồng Đăng.
s
Đồng chí Phó Chủ tịch kiểm tra thực tế tại dự án mở rộng khu tái định cư Hoàng Văn Thụ, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các nhà đầu tư đã báo cáo giải trình về nguyên nhân các dự án chậm tiến độ. Đồng thời đại diện một số nhà đầu tư đề nghị UBND thành phố và huyện Cao Lộc đẩy nhanh tiến độ phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng; tháo gỡ về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; đề nghị các sở, ngành hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện điều chỉnh tiến độ dự án, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án, lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường…

s

Đại diện các sở, ngành đề nghị UBND tỉnh cho phép thực hiện thủ tục thu hồi, chấm dứt đầu tư đối với một số dự án; đối với các dự án xin gia hạn thời gian thực hiện dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư, đại diện các sở, ngành đề nghị nhà đầu tư khẩn trương rà soát, hoàn thiện hồ sơ, trình cấp thẩm quyền thực hiện thẩm định, và xem xét quyết định.

s
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm các dự án trên địa bàn huyện Cao Lộc.

Kết luận tại các buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đối với các dự án ngoài ngân sách còn vướng mắc về mặt bằng, UBND thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc rà soát khối lượng còn dở dang, phối hợp với nhà đầu tư xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ giải phóng mặt bằng để giải quyết dứt điểm về mặt bằng trong quý II/2025.

Liên quan đến các dự án chậm đưa đất vào sử dụng gây lãng phí nguồn lực đất đai, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng kiểm tra, rà soát về thủ tục đầu tư, đất đai, giấy phép xây dựng, quy hoạch xây dựng hồ sơ đánh giá tác động môi trường, thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai…của nhà đầu tư các dự án và báo cáo UBND tỉnh phương án xử lý trước ngày 10/4.

Về các kiến nghị của các nhà đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao các sở, ngành theo chức năng, nhiệm vụ hướng dẫn nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục theo quy định pháp luật.

Đối với các nhà đầu tư, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung nguồn lực để thực hiện các dự án; phối hợp với UBND thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc bố trí đủ vốn để chi trả kinh phí phương án bồi thường giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân phải di chuyển chỗ ở.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao từng sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh thực hiện các thủ tục thu hồi, chấm dứt hợp đồng thực hiện các dự án chậm tiến độ kéo dài.

Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã kiểm tra thực tế một số dự án tại thành phố Lạng Sơn và huyện Cao Lộc.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây