Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn

Chiều nay (13/9), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo các dự án trọng điểm tỉnh Lạng Sơn kiểm tra tiến độ thực hiện dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đoạn Bắc Giang-Chi Lăng nhằm chuẩn bị phục vụ cho lễ thông xe kỹ thuật vào cuối tháng 9/2019.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra một vị trí đường gom dân sinh thuộc địa bàn huyện Hữu Lũng chưa được thi công hoàn thành

Tính đến giữa tháng 9/2019, công trình dự án đường cao tốc Bắc Giang-Lạng Sơn đoạn Bắc Giang-Chi Lăng đạt 95% khối lượng. Khối lượng chưa hoàn thành còn khoảng 60 nghìn tấn bê tông nhựa gồm: 48 nghìn tấn bê tông nhựa trên tuyến cao tốc và 12 nghìn tấn thảm đường gom; hạng mục an toàn giao thông còn 6 km dài dải phân cách, đường công vụ ngoại tuyến còn 16 km và một số hạng mục bảo đảm an toàn giao thông trên toàn tuyến.

Hiện còn một điểm trên tuyến chính và số vị trí mặt bằng đường gom, cải mương chưa xử lý xong. Đáng chú ý, thời gian gần đây trên địa bàn huyện Hữu Lũng có hiện tượng người dân sinh sống sát tuyến cao tốc lên đường cản trở thi công, đòi hỏi giải quyết các vướng mắc.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm việc

Tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Về công tác giải phóng mặt bằng đường gom đường hoàn trả, huyện Chi Lăng, Hữu Lũng phải tập trung xử lý trước ngày 18/9/2019 và bảo vệ thi công để nhà thầu hoàn thành hạng mục hộ lan tại một số vị trí người dân cản trở.

Về những tổn thất do xô sạt ảnh hưởng đến ruộng đất của người dân, Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang-Lạng Sơn phải hoàn trả cho dân trước ngày 30/9/2019.

Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang-Lạng Sơn khẩn trương hoàn thành thi công các đoạn vuốt nối kết nối với các điểm giao cắt tuyến đường tỉnh đường quốc lộ với cao tốc.

Hai huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng tuyên truyền, vận động người dân không đi vào tuyến cao tốc, tăng cường nhân lực kiểm soát trên tuyến và có biện pháp bảo đảm trật tự trên tuyến để nhà thầu thi công hoàn thành các hạng mục. Sở Giao thông – Vận tải và các sở, ngành khẩn trương thẩm định gói cây xanh cảnh quan của dự án.

Đối với công tác chuẩn bị cho lễ thông xe kỹ thuật, đồng chí yêu cầu Công ty cổ phần BOT Bắc Giang-Lạng Sơn đẩy nhanh thi công các hạng mục còn lại và làm tốt công tác vệ sinh môi trường toàn tuyến.

Hai huyện: Chi Lăng, Hữu Lũng phối hợp với Công ty Cổ phần BOT Bắc Giang-Lạng Sơn có phương án bảo đảm an ninh trật tự trên toàn tuyến cũng như tại vị trí tổ chức nghi thức thông xe và tại các vị trí giao cắt trên tuyến.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây