Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra, tháo gỡ khó khăn vướng mắc các dự án tại huyện Đình Lập

Ngày 21/3, Tổ công tác số 4 của UBND tỉnh do đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 làm trưởng đoàn kiểm tra thực tế, xem xét giải quyết, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các dự án tại huyện Đình Lập.
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác số 4 phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi làm việc, hiện nay, huyện Đình Lập có 3 dự án thuộc nguồn vốn nhà nước, ngoài nhà nước thuộc diện kiểm tra theo kế hoạch số 76/KH- UBND ngày 18/3/2025 của UBND tỉnh Lạng Sơn gồm: Dự án đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30a (Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca); dự án đầu tư phát triển lâm nghiệp huyện Đình Lập; dự án khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập. Tuy nhiên, các dự án nêu trên đều chậm tiến độ so với kế hoạch đề ra do nhiều nguyên nhân như: thể chế, thủ tục về đầu tư, xây dựng, công tác giải phóng mặt bằng, do thời tiết, giá vật liệu xây dựng, năng lực nhà thầu chưa đảm bảo …

s
Lãnh đạo Huyện ủy Đình Lập phát biểu tại hội nghị.

Tại buổi kiểm tra, đại diện các sở, ngành, UBND huyện Đình Lập đề xuất nhiều giải pháp để tháo gỡ vướng mắc thực hiện các dự án như: điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án; thực hiện các thủ tục chấm dứt cho thuê đất đối với tổ chức để triển khai các dự án theo quy hoạch; rà soát lại việc giao đất, cho thuê đất thực hiện các dự án để đầu tư, quản lý, khai thác phát huy hiệu quả...

s
Đại diện Ban quản lý đầu tư xây dựng tỉnh phát biểu, báo cáo tại buổi kiểm tra.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận các đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn của các cơ quan, đơn vị; yêu cầu các chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan liên quan khẩn trương khắc phục các hạn chế đã chỉ ra.

Đối với dự án đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30a (Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca); bảo đảm an sinh xã hội và phục vụ an ninh quốc phòng huyện Đình Lập (giai đoạn 2), đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, giám sát theo dõi đôn đốc nhà thầu thi công tại hiện trường để đảm bảo tiến độ, chất lượng của công trình theo đúng kế hoạch điều chỉnh. Nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị, vật tư để thi công hoàn thành toàn bộ mặt đường trong tháng 5/2025 và hoàn thành dự án xong trước tháng 10/2025; quá trình thi công phải đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường...

Đối với dự án Khu đô thị phía Đông thị trấn Đình Lập, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư tăng cường công tác phối hợp, hoàn thiện hồ sơ thủ tục đầu tư theo ý kiến góp ý của các cơ quan chuyên môn; giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với Sở Xây dựng, UBND huyện và các cơ quan liên quan hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh dự án trong tháng 4/2025; UBND huyện Đình Lập tập trung giải quyết dứt điểm công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thành trong tháng 5/2025.

Đối với dự án Đầu tư phát triển lâm nghiệp huyện Đình Lập, đồng chí yêu cầu nhà đầu tư phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND huyện Đình Lập rà soát, điều chỉnh diện tích dự án; Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì tham mưu UBND tỉnh thu hồi phần diện tích rừng tự nhiên, rừng phòng hộ nhà đầu tư không thực hiện dự án theo quy định, đề xuất xử lý nghiêm các vi phạm nếu phát hiện, thực hiện trong tháng 4/2025. Trên cơ sở kết quả rà soát, Sở Tài chính xem xét hướng dẫn nhà đầu tư điều chỉnh dự án trong tháng 5/2025; trong trường hợp Nhà đầu tư không hoàn thành được các nội dung điều chỉnh, khắc phục theo quy định sẽ chấm dứt hoạt động dự án sau thời điểm 30/6/2025.

s
Đồng chí Đoàn Thanh Sơn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra.

Trước đó, Tổ công tác đã khảo sát thực địa tại các dự án đang triển khai chậm tiến độ.

s
Đoàn công tác kiểm tra thực tế tại Dự án đường tránh ngập vào trung tâm các xã nghèo miền núi 30a (Đồng Thắng, Cường Lợi, Lâm Ca).

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây