Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Phấn đấu đến cuối năm 2025 hoàn thành đưa vào khai thác 3.000 km đường cao tốc

Ngày 8/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải (GTVT) chủ trì phiên họp thứ 13 của Ban Chỉ đạo.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp
Tham dự phiên họp có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cùng các thành viên ban chỉ đạo; các ban quản lý dự án, nhà thầu.

Phiên họp được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với 48 địa phương có công trình dự án trọng điểm quốc gia trên cả nước.

Dự phiên họp tại điểm cầu Lạng Sơn có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành và nhà đầu tư trúng thầu thực hiện dự án tuyến cao tốc Hữu Nghị-Chi Lăng, lãnh đạo các huyện thành phố có liên quan.

Theo báo cáo, tính đến nay, Ban chỉ đạo đang tập trung chỉ đạo tổ chức thực hiện 40 dự án lớn và 92 dự án thành phần các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm của ngành GTVT tại 48 tỉnh, thành trên cả nước.

Sau phiên họp thứ 12, các chủ đầu tư, UBND các tỉnh, thành, các ban quản lý dự án, được Ban chỉ đạo giao thực hiện 57 nhiệm vụ để tháo gỡ khó khăn vướng mắc đẩy nhanh tiến độ các dự án. Đến nay, các cơ quan đơn vị đã thực hiện hoàn thành 20 nhiệm vụ, đang thực hiện 37 nhiệm vụ, nhiều nhiệm vụ quan trọng đã được thực hiện có hiệu quả như: hướng dẫn chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, định mức xây dựng, hoàn thành thẩm định các dự án…

Công tác giải phóng mặt bằng được các địa phương tích cực triển khai, tuy nhiên, diện tích còn lại là phần đất ở và di dời hệ thống cột điện cao thế chưa đạt tiến độ đề ra. Tình hình tổ chức thi công các dự án chuyển tiếp bám sát yêu cầu của Ban chỉ đạo; các dự án khởi công mới do các địa phương quản lý còn chậm.

Tại phiên họp, tỉnh Lạng Sơn đã báo cáo tình hình thực hiện dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng và tình hình giải phóng mặt bằng dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. Đối với tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng các huyện đã bàn giao mặt bằng được 88,5/640,28 ha, các nhà thầu đang tổ chức thi công trong phạm vi 6,12/60 km. Tại dự án tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh, hai huyện Tràng Định và Văn Lãng đã bàn giao mặt bằng được 30/321 ha, di chuyển được trên 500/700 ngôi mộ.

Cùng đó, tỉnh Lạng Sơn kiến nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường, quan tâm trình Thủ tướng Chính phủ tiếp tục bổ sung chỉ tiêu đất giao thông cho 2 dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị-Chi Lăng và tuyến cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh với tổng diện tích còn thiếu khoảng 200 ha.

Thảo luận tại phiên họp, các địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung bàn giải pháp để thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng, kế hoạch cung cấp vật liệu xây dựng, kế hoạch thi công xây lắp để tăng tốc hoàn thành xây dựng 3.000 km đường cao tốc đến cuối năm 2025; đẩy nhanh tiến độ dự án Sân bay quốc tế Long Thành.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Chính phủ biểu dương các bộ, ngành, địa phương, đã thực hiện tốt các nhiệm vụ Ban chỉ đạo giao về tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải tại phiên họp thứ 12.

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, người đứng đầu Chính phủ yêu cầu: Các chủ thể tham gia triển khai các công trình dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành GTVT, tiếp tục tập trung cao độ với tinh thần quyết tâm cao nhất, phát huy vai trò của ban chỉ đạo các cấp, vai trò của người đứng đầu, sự chủ động phối hợp của các chủ thể tham gia thực hiện dự án, mục tiêu đặt ra là hoàn thành xây dựng 3.000 km đường cao tốc đến cuối năm 2025, lập thành tích chào mừng các ngày lễ kỷ niệm lớn trong năm 2025.

Cụ thể, các đơn vị được giao chủ đầu tư, xây dựng kế hoạch chi tiết thi công các dự án gắn với quản lý chất lượng công trình; các địa phương thực hiện quyết liệt, hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng; các địa phương có mỏ vật liệu thực hiện tốt việc điều phối cung cấp vật liệu xây dựng phục vụ các dự án trọng điểm; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn để thúc đẩy tăng trưởng.

Đối với các bộ, ngành, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Bộ GTVT tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025, dự án Sân bay quốc tế Long Thành…Các bộ, ngành liên quan theo chức năng nhiệm vụ tham mưu Chính phủ xử lý các nội dung liên quan đến chuyển đổi đất rừng; xây dựng định mức xây dựng, thẩm định các dự án tiền khả thi, phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án; chỉ đạo di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật.. để các dự án đảm bảo tiến độ, chất lượng đề ra.

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây