Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Tăng ca, thêm kíp để tăng tốc thi công dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80 quốc lộ 4B

Đó là chỉ đạo của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi kiểm tra thực tế tình hình thực hiện dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80 quốc lộ 4B vào sáng 2/4.
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa dự án và đề nghị nhà thầu tiếp tục bổ sung phương tiện, thiết bị thi công công trình Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa dự án và đề nghị nhà thầu tiếp tục bổ sung phương tiện, thiết bị thi công công

Theo báo cáo, tính đến ngày 1/4, UBND 2 huyện Đình Lập và Lộc Bình bàn giao mặt bằng được 63,1/63,3 km, toàn tuyến còn 0,27 km chưa giải phóng do vướng 4 hộ. Hạng mục di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật hiện còn một số vị trí chưa hoàn thành, công tác xây dựng khu tái định cư đang được huyện Đình Lập đẩy nhanh.

s
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực địa khu vực thi công cầu đoạn qua xã Đông Quan, huyện Lộc Bình.

Về thi công xây lắp, tính đến đầu tháng 4/2025, tại gói thầu xây lắp số 7 và số 8 các nhà thầu đã huy động tổng số hơn 200 thiết bị, 500 nhân sự thi công đồng bộ trên tuyến. Qua đó đã thi công đào nền đạt 62% khối lượng, đắp nền đạt 49% khối lượng, cơ bản hoàn thành xây mới 3 cầu trên tuyến, các vị trí cầu cải tạo mở rộng trên tuyến đạt 60% khối lượng, thảm mặt đường được 11/63,3 km, tương ứng 18% khối lượng. Lũy kế giá trị sản lượng đạt được đến nay là 552/1.609 tỷ đồng, đạt 34,4% giá trị các gói thầu.

Thảo luận tại cuộc kiểm tra, đại diện UBND huyện Lộc Bình và Đình Lập cam kết hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 4/2025, đồng thời đề nghị các nhà thầu bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến.

Đại diện chủ đầu tư đề nghị UBND 2 huyện Lộc Bình và Đình Lập khẩn trương thực hiện nghiệm thu hạng mục di chuyển đường điện hạ thế; phê duyệt phương án chính thức để quyết toán hạng mục giải phóng mặt bằng trong tháng 6/2025. Cùng đó, kiến nghị lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức cuộc làm việc với các nhà mạng viễn thông để thúc đẩy, hoàn thành việc di chuyển hệ thống cáp viễn thông trên tuyến trong tháng 4/2025.

Các nhà thầu cam kết sẽ bổ sung máy móc, thiết bị để tăng tốc xây lắp các hạng mục theo kế hoạch, đồng thời kiến nghị chủ đầu tư sớm phê duyệt hồ sơ điều chỉnh bổ sung để làm căn cứ triển khai thi công.

s
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại buổi kiểm tra dự án.

Kết luận tại buổi kiểm tra, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Dự án nâng cấp đoạn Km18 - Km80 quốc lộ 4B là công trình quan trọng của tỉnh có tính kết nối cao giữa tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh với tỉnh Cao Bằng, Trung ương chỉ đạo dự án phải hoàn thành trong tháng 9/2025.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các nhà thầu xây dựng lại kế hoạch thi công chi tiết hằng tuần, bổ sung thiết bị, tổ chức tăng ca, thêm kíp để tăng tốc thi công các hạng mục, tạo đà hoàn thành dự án trong tháng 9/2025.

Chủ đầu tư, tư vấn giám sát tăng cường quản lý tiến độ, chất lượng các hạng mục dự án theo thiết kế, xử lý nghiêm các nhà thầu vi phạm quy trình thi công. Cùng đó, chủ đầu tư tập trung giải ngân vốn đầu tư đã được phân bổ, góp phần phát huy hiệu quả vốn đầu tư và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, chủ đầu tư, các nhà thầu, tư vấn giám sát phải thực hiện nghiêm túc việc bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, an toàn lao động trên công trường.

s
Nhà thầu điều hành thi công tại khu vực xã Lợi Bác, huyện Lộc Bình.

Về công tác giải phóng mặt bằng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương 2 huyện Lộc Bình và Đình Lập đã thực hiện tốt công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí yêu cầu hai huyện tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị khẩn trương hoàn thành dứt điểm về mặt bằng, nghiệm thu hạ tầng kỹ thuật phục vụ di chuyển xong trước ngày 20/4. Ngoài ra, huyện Đình Lập tập trung chỉ đạo, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh xây lắp khu tái định cư, hoàn thành xây dựng trong tháng 5 và thực hiện quyết toán trong tháng 6/2025.

Nguồn Báo Lạng Sơn

Nguồn tin: baolangson.vn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây