Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Thành phố cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong công tác giải phóng mặt bằng

Hôm nay (2/7), đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình thực hiện công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) và tiến độ triển khai một số dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.
Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi kiểm tra

Theo báo cáo tại buổi kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm 2021, UBND thành phố đã tập trung thực hiện công tác GPMB để triển khai 50 dự án, trong đó có 5 dự án nằm trong danh mục các dự án trọng điểm của tỉnh.

Kết quả: các đơn vị liên quan trên đia bàn đã đo đạc, kiểm đếm thống kê khối lượng đất đai, công trình nhà cửa vật kiến trúc, cây cối hoa màu của 34 hộ và 4 tổ chức bị ảnh hưởng bởi 21 dự án với tổng diện tích 87.190 m2; tổ chức họp thông qua phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 228 hộ bị ảnh hưởng bởi 28 dự án; phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 293 hộ và 5 tổ chức với tổng giá trị 72,3 tỷ đồng; thực hiện chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 119 hộ gia đình với tổng số tiền gần 34,5 tỷ đồng; bàn giao 127.950 m2 mặt bằng để thực hiện 13 dự án…

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện một số dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn vẫn gặp khó khăn liên quan công tác GPMB như: nhiều hộ dân chưa đồng ý phương án bồi thường; một số dự án kéo dài, trải qua nhiều thay đổi về luật và các cơ chế, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư dẫn tới những thắc mắc của các gia đình bị ảnh hưởng bởi dự án về mức giá bồi thường…

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo một số sở, ngành, UBND thành phố Lạng Sơn, chủ đầu tư một số dự án đã tập trung thảo luận, đánh giá những khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB trên địa bàn thành phố Lạng Sơn 6 tháng đầu năm 2021. Đồng thời đưa ra các đề xuất, giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của thành phố Lạng Sơn trong thực hiện công tác GPMB. Qua đó đã giải quyết được một số vướng mắc, bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư thực hiện một số dự án. Tuy nhiên, kết quả GPMB vẫn còn chậm.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Thành phố Lạng Sơn cần quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong công tác GPMB; đổi mới cách làm để triển khai công tác GPMB có hiệu quả hơn, trước hết tập trung tháo gỡ tại những dự án có khó khăn, vướng mắc kéo dài.
UBND thành phố Lạng Sơn cần giải quyết những vướng mắc kéo dài tại các dự ở khu đô thị Phú Lộc 1, 2, 3, 4 xong trong quý III/2021; lập dự án triển khai nút giao thông số 7 (khu đô thị Phú Lộc 4); lập dự án đường Lý Thái Tổ và khu tái định cư; tiếp tục quan tâm kiện toàn bộ máy Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố…

1
Đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đoàn công tác kiểm tra thực tế một số dự án trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Trước đó, đoàn công tác đã kiểm tra một số dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn thành phố Lạng Sơn.

Theo BaoLangson.vn
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây