Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

Thường trực HĐND tỉnh kiểm tra tại Lộc Bình, Đình Lập

Sáng nay (17/5), đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn kiểm tra tình hình, kết quả triển khai một số dự án trọng điểm trên địa bàn các huyện: Lộc Bình, Đình Lập.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu kết luận buổi kiểm tra
Tham gia đoàn có đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo UBND huyện Lộc Bình báo cáo khái quát tình hình phát triển kinh tế-xã hội 5 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của trung ương, của tỉnh về các chủ trương, giải pháp chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội năm 2020.

Đoàn công tác kiểm tra công trình dự án đường đến trung tâm các xã Xuân Dương - Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập).

Trong đó, tổng diện tích gieo trồng đạt 5.390 ha, đạt 92,93% kế hoạch; trồng rừng được 300 ha, đạt 25% kế hoạch; bê tông hóa được 8,5 km đường giao thông nông thôn, đạt gần 30%. Thu ngân sách đạt 45,669 tỷ đồng, đạt 63,4% kế hoạch.

Đối với dự án trọng điểm, trên địa bàn huyện Lộc Bình có dự án đường đến trung tâm các xã Xuân Dương-Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập); dự án hồ chứa nước Bản Lải.

Trong đó, đối với dự án đường đến trung tâm các xã Xuân Dương-Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập), đến nay, nhánh Na Dương-Xuân Dương đã hoàn thành thảm mặt đường, công trình thoát nước, hiện đang thi công một số đoạn rãnh thoát nước, lối vuốt đường dân sinh nước mới được bổ sung theo đề nghị của các hộ dân, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2020; nhánh Xuân Dương-Ái Quốc-Thái Bình, hoàn thành công trình thoát nước, mặt đường bê tông, hiện đang thi công một số đoạn tuyến bị sạt lở do mưa lũ năm 2020, trồng cọc tiêu biển báo, dự kiến hoàn thành trong tháng 5/2020. Đối với đoạn bổ sung 22 km tuyến Ái Quốc –Lợi Bác, hiện nay đã thiết kế xong bản vẽ thi công và lập dự toán hạng mục bổ sung. Tiến độ thi công toàn bộ dự án đạt và vượt tiến độ 6 tháng so với tiến độ hợp đồng, chất lượng đạt yêu cầu so với hồ sơ thiết kế.

Đối với dự án hồ chứa nước Bản Lải, cụm công trình đầu mối hiện đã thi công hoàn thành phần vai phải đập, hạng mục đường thi công kết hợp quản lý và cầu giao thông kết hợp cầu máng qua sông Kỳ Cùng, tổng khối lượng thực hiện ước đạt 53,3%. Đối với hợp phần bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, các hạng mục thi công xây lắp đạt 69,5%; công tác chi trả theo phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, đến nay đã chi trả cho 1.555 trường hợp hộ gia đình, cá nhân và tổ chức với tổng số tiền 677,602 tỷ đồng. Giá trị giải ngân thanh toán dự án đạt 64,61% tổng mức đầu tư.

Tại buổi kiểm tra, các đại biểu thảo luận một số nội dung liên quan đến phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn huyện Lộc Bình.

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, đồng chí trưởng đoàn đánh giá cao nỗ lực của huyện Lộc Bình trong phát triển kinh tế-xã hội và triển khai thực hiện dự án trọng điểm trên địa bàn thời gian qua.

Đồng chí yêu cầu huyện Lộc Bình tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội. Trong đó, tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19, phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi; phối hợp với các lực lượng quản lý tốt, tạo điều kiện cho hoạt động xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu qua địa bàn; quan tâm thực hiện tốt công tác tổ chức đại hội đảng các cấp.

Cùng với đó, huyện phối hợp với cơ quan chức năng tiếp tục thực hiện tốt dự án trọng điểm trên địa bàn. Trong đó, đối với dự án hồ chứa nước Bản Lải, cần phối hợp tuyên truyền, đối thoại, giải thích cho người dân hiểu, đảm bảo ổn định để thi công công trình. Đối với công trình dự án đường đến trung tâm các xã Xuân Dương-Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập), huyện cần phối hợp với Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh thực hiện đảm bảo tiến độ, xử lý kịp thời vướng mắc phát sinh.

Trong trương trình làm việc, đoàn kiểm tra thực tế công trình dự án đường đến trung tâm các xã Xuân Dương-Ái Quốc (huyện Lộc Bình) và xã Thái Bình (huyện Đình Lập)

Nguồn tin: baolangson.vn