Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

UBND tỉnh họp chuyên đề về giải phóng mặt bằng các dự án

Ngày 3/6/2020, dưới sự chủ trì của đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh, UBND tỉnh họp chuyên đề về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án kỳ tháng 5.
Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ trách UBND tỉnh chủ trì điều hành phiên họp chuyên đề giải phóng mặt bằng tháng 5/2020
Tại cuộc họp, UBND tỉnh đã xem xét, thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với 10 danh mục dự án do thành phố Lạng Sơn và các huyện: Cao Lộc, Văn Lãng, Hữu Lũng thực hiện.

Trong đó, thành phố Lạng Sơn vướng mắc về mặt bằng tại dự án khu tái định cư và dân cư Nam Nguyễn Đình Chiểu; dự án xây dựng công trình tiểu khu tái định cư khối 9 phường Vĩnh Trại.

Huyện Cao Lộc, vướng mắc tại dự án cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 2 và tái định cư Hợp Thành; dự án khu dân cư N20; dự án khu dân cư và khu tái định cư khu chế xuất 1; dự án bến xe, trạm trung chuyển hành khách hàng hóa cửa khẩu Hữu Nghị.

Huyện Văn Lãng đề xuất tỉnh tháo gỡ những khó khăn vướng mắc tại dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới, khu II thị trấn Na Sầm và công trình đường giao thông khu phi thuế giai đoạn 1 đối với phần hạng mục bổ sung mỏ đất đắp.

Đối với huyện Hữu Lũng trong tháng 5/2020 phát sinh vướng mắc tại dự án khu đô thị mới Hữu Lũng và phương án di chuyển trạm phát sóng Vietnammobile.

Khó khăn tại các dự án này chủ yếu do thời gian thực hiện dự án kéo dài nhiều năm dẫn đến phát sinh vướng mắc trong cơ chế bồi thường và chủ trương đầu tư dự án đã thay đổi; áp dụng cơ chế hỗ trợ khác đối với tài sản trên đất; hỗ trợ khác về đất có nguồn gốc từ các nông lâm trường…

Tại cuộc họp, trên cơ sở Luật Đất đai 2013 và các văn bản hướng dẫn, đại diện Sở Tài nguyên Môi trường và các sở liên quan đã đề xuất giải pháp, phương án tháo gỡ cụ thể đối với từng dự án. Đại diện UBND các huyện, thành phố cơ bản nhất trí với các phương án đề xuất này.

Kết luận tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh đánh giá kết quả thực hiện công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 5/2020 có nhiều tiến bộ so với tháng 4/2020. Về nhiệm vụ trong tháng 6/2020, đồng chí yêu cầu các huyện, thành phố đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án, phát huy cao độ vai trò trách nhiệm của người đứng đầu đối với công tác này.

Về tháo gỡ các vướng mắc trong giải phóng mặt bằng tại các dự án, đồng chí Phó Chủ tịch phụ trách UBND tỉnh nhất trí với các phương án giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường và các ngành đề xuất.

Đối với một số dự án cụ thể như: cụm công nghiệp Hợp Thành 1, 2 và khu tái định cư Hợp Thành, đồng chí yêu cầu huyện Cao Lộc tiếp tục đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm. Về dự án bến xe phía Nam giao cho Thanh tra tỉnh phối hợp với UBND huyện Cao Lộc rà soát lại tổng thể toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án.

Liên quan đến một số dự án khác như: giải phóng mặt bằng khu tam giác phía Bắc cầu Kỳ Cùng, UBND thành phố phải nghiêm túc thực hiện kết luận của UBND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề giải phóng mặt bằng tháng 4.  Huyện Hữu Lũng tăng cường và sát sao hơn nữa trong việc phối hợp với các chủ thể đẩy nhanh tiến độ các dự án nhất là dự án khu đô thị mới huyện Hữu Lũng. Về hỗ trợ di chuyển trạm phát sóng di động Vietnammobile, đồng chí nhất trí với đề xuất hỗ trợ di chuyển do sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo.

Liên quan đến dự án thủy lợi Bản Lải, đồng chí yêu cầu huyện Lộc Bình khẩn trương niêm yết phương án để phê duyệt làm căn cứ chi trả cho các hộ dân. Đồng thời UBND huyện chỉ đạo cơ quan chức năng khẩn trương di dời 20 ngôi mộ tại khu tái định cư Pắn Pé, xã Khuất Xá. Về dự án khu dân cư mới tại khu II thị trấn Na Sầm, UBND huyện Văn Lãng phối hợp với nhà đầu tư và các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục pháp lý về đất đai của dự án theo đúng quy định hiện hành.

Nguồn tin: baolangson.vn