Chùa Thành Lạng Sơn

https://chuathanhlangson.com

UBND tỉnh họp đánh giá tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm

Ngày 28/8, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp xem xét tiến độ thực hiện 3 dự án hạ tầng giao thông trọng điểm trên địa bàn các huyện: Cao Lộc, Lộc Bình, Đình Lập và thành phố Lạng Sơn.
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp
Các dự án gồm: cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B đoạn Km3+700 đến Km18; nâng cấp đoạn Km18 đến Km80 quốc lộ 4B và dự án đường giao thông kết nối quốc lộ 4B với quốc lộ 18 huyện Đình Lập.

Theo báo cáo của các chủ đầu tư, tính đến cuối tháng 8/2024, tiến độ thực hiện xây lắp các hạng mục công trình chậm. Cụ thể, khối lượng xây lắp tại dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 4B đoạn Km3+700 đến Km18 đạt 79% kế hoạch; khối lượng thực hiện dự án nâng cấp đoạn Km18 đến Km80 quốc lộ 4B đạt 6,76% kế hoạch; khối lượng thực hiện dự án đường giao thông kết nối quốc lộ 4B với quốc lộ 18 đạt 41% kế hoạch.

Về công tác giải phóng mặt bằng, dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 4B đoạn Km3+700 đến Km18 và dự án đường giao thông kết nối quốc lộ 4B với quốc lộ 18 đã được các huyện bàn giao mặt bằng đạt 98% diện tích phục vụ xây lắp dự án. Đối với dự án nâng cấp đoạn Km18 đến Km80 quốc lộ 4B, huyện Lộc Bình và huyện Đình Lập đã bàn giao mặt bằng đạt 55,8/80,87 ha, tương đương 69% diện tích cần thu hồi.

s
Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh phát biểu tại cuộc họp.

Theo phân tích của các chủ đầu tư, tiến độ thực hiện chậm do trong quý II và quý III/2024 mưa nhiều, các dự án không thể triển khai thi công tập trung liên tục; diện tích mặt bằng bàn giao chưa liền khoảnh; nhiều hạng mục hạ tầng kỹ thuật chưa được di chuyển; một số vị trí đổ thải còn vướng mắc.

Tại cuộc họp, đại diện UBND các huyện, các sở, ngành, chủ đầu tư đề nghị UBND tỉnh bố trí đủ kinh phí cho các chủ đầu tư để chi trả phương án giải phóng mặt bằng đã phê duyệt; chỉ đạo các đơn vị chủ quản hệ thống hạ tầng viễn thông, điện, nước, phối hợp di dời hệ thống hạ tầng kỹ thuật trong phạm vi giải phóng mặt bằng...

Các sở, ngành tham mưu UBND tỉnh tháo gỡ vướng mắc về đơn giá bồi thường cây trồng vật nuôi; đẩy nhanh chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa; xử lý các trường hợp xây dựng nhà ở trên đất nông nghiệp sau ngày 1/7/2014.

s
Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao UBND huyện Lộc Bình và Đình Lập đã vào cuộc quyết liệt, thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp đoạn Km18 đến Km80 quốc lộ 4B. Đối với 2 dự án còn lại, công tác giải phóng mặt bằng đã cơ bản đáp ứng tiến độ đề ra.

Để đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, đồng chí yêu cầu chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu, phối hợp với UBND các huyện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Trong đó, UBND huyện Đình Lập giải phóng xong mặt bằng đối với diện tích còn lại tại dự án đường kết nối quốc lộ 4B với quốc lộ 18 trước ngày 15/9/2024. Chủ đầu tư chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh thi công hoàn thành công trình trong năm 2024.

Về dự án nâng cấp Km3+700 đến Km18 quốc lộ 4B, hiện còn vướng mặt bằng 2 vị trí tại xã Gia Cát, huyện Cao Lộc tập trung hoàn thành trước ngày 15/9/2024. Đối với công tác thi công xây lắp, chủ đầu tư tập trung mọi nguồn lực, đôn đốc các nhà thầu khẩn trương xây lắp hoàn thành đưa công trình vào khai thác trước ngày 4/11/2024. 

Liên quan đến di dời đường điện 35kv tại dự án, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải, làm việc với Công ty Điện lực Lạng Sơn thống nhất phương án xử lý theo quy định.

Đối với tháo gỡ về đơn giá bồi thường cây trồng, vật nuôi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh cho phù hợp...

Nguồn Báo Lạng Sơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây